Title: Padrão para Questões do Módulo IV
Course: Projeto para Captação de Recursos - 2015

A categoria padrão para as questões compartilhadas no contexto 'Questões do Módulo IV'.

Q: De acordo com o modelo de projeto para captação de recursos apresentado, o que significam os seguintes conceitos:
- Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade identificados de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativo, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. | JUSTIFICATIVA
- Explicar, sucintamente, como o projeto será desenvolvido (ações, atividades previstas, meios de realização), detalhar como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-relação entre as mesmas e indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto. | METODOLOGIA / ESTRATÉGIA DE AÇÃO
- Estimar os custos detalhadamente por itens de despesa, conforme a estratégia de ação previamente indicada, apresentando os valores unitários e o total previsto, a meta física a ser alcançada e os valores financeiros correspondentes; estes dados devem ser agrupados de maneira a espelhar o apoio financeiro pretendido. | DETALHAMENTO DOS CUSTOS
- Apresentar a relação de todos os itens, com indicação dos parâmetros de custos utilizados bem como a fonte de referência dos mesmos. Cada categoria deve ter seus itens detalhados. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
- Detalhar a duração, preferencialmente em unidades como meses, fixando as datas estimadas para início e término das atividades. | PRAZO DE EXECUÇÃO
- Inserir proposta clara de monitoramento e avaliação, indicando objetivos, profissionais responsáveis, periodicidade, instrumentos... | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
If right: Sua resposta está correta.
If partly right: Sua resposta está parcialmente correta.
If wrong: Sua resposta está incorreta.